Gerenciamento de Projetos
- Desenvolvimento de Artefatos de Gerenciamento de TEMPO:

Nas aulas de Gerenciamento de Tempo caracterizamos os itens necessários em cada artefato.

Em Gerenciamento de Tempo desenvolvem-se os artefatos:
- Lista de Tarefas - Planilha eletrônica (TAR.XLSX)
  Esta lista visa identificar todas as tarefas necessárias para o completo desenvolvimento do produto do projeto.
  O Gerente de Tempo deve-se preocupar principalmente com os materiais envolvidos, o tempo necessário para executar
  cada tarefa, as tarefas que precedem cada tarefa e as tarefas que sucedem cada tarefa.
  O Gerente deve ser capaz de identificar, por consequência, os ESTADOS precedentes e sucedentes de cada tarefa.
- Lista de Estados - Planilha eletrônica (Estados.xlsx). Identifica os estados de desenvolvimento do produto do projeto.
  O Gerente pode optar por desenvolver a lista de estados referenciando oa módulos da EAP OU as etapas de execução de
  tarefas do projeto que agregam valor de modo direto ou indireto no produto.
- Rede de Atividades (PERT/CPM)(PERT.DOCX)
- Diagrama de Gantt (Cronograma)(GANTT.XLSX) (TA.doc)

Além destes três desenvolve-se o PlanoDeGerenciamentoDeTempo.doc
Neste documento devem ser definidos e caracterizados os artefatos de uso no Gerenciamento de Tempo, quem pode
utilizá-los e quais as aplicações mais frequentes decorrentes do uso destes artefatos.

